このページを共有

# リスクの評価方法

このタスクでは、ALM のリスクの評価方法を説明します。

リスク評価の詳細については、「 リスク・ベース品質管理の概要」を参照してください。

1. 要件の評価

   1. ［リスク評価］タブを表示します。要件モジュールで、［表示］＞［要件の詳細］を選択します。要件ツリーで、アナリシス要件の下にある評価要件を指定します。［リスク評価］タブをクリックします。ユーザ・インタフェースの詳細については、「［リスク評価］タブ」を参照してください。

   2. リスクと機能の複雑性を決定します。［評価項目］タブをクリックします。次のサブタブが表示されます。［ビジネス上の危険性］、［失敗の確率］、［機能の複雑性］です。各サブタブの条件セットに値を割り当てます。［評価項目］タブのユーザ・インタフェースの詳細については、「［リスク評価］タブ」を参照してください。

   ［評価項目］タブの各条件セットに値を割り当てる代わりに、［評価の結果］タブで各カテゴリに直接ユーザ定義の値を割り当てることができます。［評価の結果］タブのユーザ・インタフェースの詳細については、「［リスク評価］タブ」を参照してください。

   3. アナリシス要件の下の評価要件ごとに、リスクおよび機能の複雑性の割り当てまたは計算を行います。

2. テスト・ポリシー設定の定義

   1. 要件ツリーでアナリシス要件を選択します。［リスク アナリシス］タブをクリックします。ユーザ・インタフェースの詳細については、「［リスク アナリシス］タブ」を参照してください。

   2. ［アナリシス定数］の下で、アナリシス要件とその下の評価要件の初期設定を定義します。この設定には、要件を完全にテストするために特定の機能の複雑性の要件に割り当てる時間、および、要件に関する部分テストまたは基本テストを行うのに要する時間が含まれます。また、リスクと機能の複雑性のそれぞれについて、要件に対して実行するテストのレベルも決定します。

   ［アナリシス定数］表示枠のユーザ・インタフェースの詳細については、「［リスク アナリシス］タブ」を参照してください。

3. テスト・ポリシーの仕上げ

   1. テスト・ポリシーを計算します。［リスク アナリシス］タブの［分析］ボタンをクリックし、アナリシス要件の下の各評価要件のテスト・レベルおよびテスト時間を計算します。必要なテスト時間の合計、割り当てたテスト時間の合計、必要な開発時間の合計が、更新されます。

      ［リスク アナリシス］タブのユーザ・インタフェースの詳細については、「［リスク アナリシス］タブ」を参照してください。

   2. テスト・ポリシーを調整します。［アナリシス定数］の下で、すべてのテストを実行するのに十分な時間が確保され、リソースが無駄にならないように、テスト・ポリシーを調整することができます。

      ［アナリシス定数］表示枠のユーザ・インタフェースの詳細については、「［リスク アナリシス］タブ」を参照してください。

   3. 各評価要件への結果を適用します。［分析して子に適用］ボタンをクリックします。分析情報を、現在のフィルタに一致するアナリシス要件の下のすべての評価要件に適用します。

4. テスト戦略の分析

   - アナリシス要件のテスト戦略の詳細なレポートを作成するには、［リスク アナリシス］タブの［レポート］ボタンをクリックします。［レポートの生成］ダイアログ・ボックスが開きます。ユーザ・インタフェースの詳細については、「 ［レポートの生成］ダイアログ・ボックス」を参照してください。

   - 評価要件のテスト戦略を分析するには、要件ツリーから評価要件を選択し、［リスク評価］タブをクリックします。結果は、［評価の結果］サブタブに表示されます。ユーザ・インタフェースの詳細については、「［リスク評価］タブ」を参照してください。

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
検索結果の改善のヒント... ALM ヘルプセンター ALM ヘルプセンター ALM ヘルプ 16.00 すべてローカル・ヘルプセンターの表示オンライン・ヘルプセンターの表示戻るブラウザ履歴で元に戻る進むブラウザ履歴で前に進む検索の強調表示を解除次のトピック次のトピックに移動前のトピック前のトピックに移動現在のトピックを印刷バージョン: