このページを共有

# ［リスク アナリシス］タブ

このタブでは、テスト・ポリシー設定の定義と、アナリシス要件とその下の評価要件の推定合計テスト時間の決定ができます。

アクセス方法 | 次のいずれかを実行します。 要件モジュールで、要件の詳細ビューを選択します。アナリシス要件を指定し、［リスク アナリシス］タブをクリックします。 要件モジュールで、評価要件を右クリックし、［要件の詳細］を指定します。［要件の詳細］ダイアログ・ボックスが開きます。［リスク アナリシス］ボタンをクリックします。
重要な情報 | テスト・ポリシーを仕上げたいアナリシス要件、および、リスク・アナリシスに含めたいアナリシス要件の下にあるすべての評価要件のリスク・カテゴリおよび機能の複雑性カテゴリが決定していることを確認します。詳細については、「［リスク評価］タブ」を参照してください。 リスク・アナリシスに含めたい評価要件のみ含まれるように、要件ツリーをフィルタ処理できます。フィルタ処理の詳細については、「［フィルタ］ダイアログ・ボックス」を参照してください。 リスク・ベース品質管理の各要件タイプをカスタマイズ可能です。詳細については、『Micro Focus Application Lifecycle Management 管理者ガイド』の「要件タイプのカスタマイズ」を参照してください。 標準設定で使用されるテスト・ポリシーはカスタマイズできます。詳細については、『Micro Focus Application Lifecycle Management 管理者ガイド』の「リスクベース品質管理定数のカスタマイズ」.
関連タスク | 「リスクの評価方法」
参照情報 | 「［リスク評価］タブ」 「 リスク・ベース品質管理の概要」

リスク・アナリシス - 主要領域

このタブでは、アナリシス要件とその下の評価要件の推定合計テスト時間が計算されます。その計算は、［アナリシス定数］表示枠で定義されるテスト・ポリシーに基づいています。

重要な情報 | この主要領域のテスト・ポリシーで計算する場合、標準設定のテスト効果値およびテスト・レベル値を使用したくなければ、［アナリシス定数］表示枠にユーザ定義値が設定されていることを確認します。 この主要領域のテスト・ポリシーを計算した後、計算された合計テスト時間と利用可能なリソースを比較します。利用可能なリソースでは、現在の設定に従って要件をテストするのに不十分な場合は、［アナリシス定数］表示枠の設定を変更し、再計算できます。

次にユーザ・インタフェース要素について説明します。

UI 要素 | 説明
--- | ---
| 現在のフィルタに一致するアナリシス要件の下にある評価要件ごとに、 テスト・レベルおよびテスト時間を計算します。 この計算は、評価要件のリスク・カテゴリ、および、アナリシス要件で定義したテスト・レベルおよびテスト時間の値に基づいて行われます。
| 分析結果を、現在のフィルタに一致するアナリシス要件の下のすべての評価要件に適用します。
| ［レポートの生成］ダイアログ・ボックスを開きます。詳細については、「 ［レポートの生成］ダイアログ・ボックス」を参照してください。
最終分析日 | リスク・アナリシスが最後に実行された日付。
フィルタ | リスク・アナリシスに含まれている要件を特定します。フィルタ処理の詳細については、「［フィルタ］ダイアログ・ボックス」を参照してください。
スコープ | リスク・アナリシスに含まれている要件の数。その詳細 (評価された要件、評価が不明な要件、評価できない要件) も示します。 分析に含まれていない要件のリストを表示するには、［評価なし］または［評価できません］のリンクをクリックしてください。［結果のドリルダウン］ダイアログ・ボックスが開き、グリッドにカテゴリの要件のリストが表示されます。詳細については、「［結果のドリルダウン］ダイアログ・ボックス」を参照してください。 ヒント: ［評価なし］リンクには、カテゴリを決定しなかった要件、または分析から明示的に除外した要件が表示されます。カテゴリの割り当てが必要な要件がないことを確認します。アナリシスに要件を含めない場合、その要件をアナリシスから明示的に除外します。
必要なテスト時間の合計 | 現在のフィルタに一致し、リスク・アナリシスに含まれる、アナリシス要件の下にあるすべての評価要件をテストするのに必要な合計計算時間が表示されます。
割り当てたテスト時間の合計 | リスク・アナリシスに含まれている要件をテストするために割り当てられた時間の合計。
必要な開発時間の合計 | 評価要件ごとに任意に予測した必要な開発時間に基づいた、アナリシス要件の下にあるすべての評価要件を開発するのに必要な合計時間が表示されます。
要件数 | 各リスク・カテゴリのアナリシス要件のサブ要件の数が表示されます。 分析に含まれる要件のリストを表示するには、グラフのセグメントをクリックしてください。［結果のドリルダウン］ダイアログ・ボックスが開き、グリッドにカテゴリの要件のリストが表示されます。詳細については、「［結果のドリルダウン］ダイアログ・ボックス」を参照してください。
合計テスト時間 | 各リスク・カテゴリのすべての要件をテストするのに必要な合計計算テスト時間が表示されます。 分析に含まれる要件のリストを表示するには、グラフのセグメントをクリックしてください。［結果のドリルダウン］ダイアログ・ボックスが開き、グリッドにカテゴリの要件のリストが表示されます。詳細については、「［結果のドリルダウン］ダイアログ・ボックス」を参照してください。
機能の複雑性 | 機能の複雑性の値についての説明文は、グラフ内に表示されます。

［アナリシス定数］表示枠

次にユーザ・インタフェース要素について説明します。

UI 要素 | 説明
--- | ---
| 表示/非表示: ［アナリシス定数］表示枠を表示/非表示します。
| ［リスク ベース品質管理の定数の標準設定］ダイアログ・ボックスを開くことで、使用している標準の定数を表示できます。
| 標準の値を現在の要件で使用されている定数に割り付けます。
機能の複雑度ごとのテスト時間 (完全) | 機能の複雑性をもつ要件を完全にテストするのに必要な時間。機能の複雑性の値ごとに、推定テスト時間を入力します。 例: 一般に、機能の複雑性が高い要件は、要件の実装に不具合が含まれている可能性が高いため、長いテスト時間を必要とします。
テスト・レベル (完全 = 100%、なし = 0%) | 完全テストに対するパーセンテージで、要件に必要なテスト時間を定義します。 ［部分］ボックスおよび［基本］ボックスに、要件の部分テストおよび基本テストに必要な標準設定のテスト時間を入力します。この値は、完全テストに求められる効果に対するパーセンテージで表します。 テスト・レベルが［なし］に設定された要件は、まったくテストされず、テスト効果は 0 になります。 例: 要件の完全テストを実行するのに `20` 時間必要で、部分テストは完全テストの `75%` と定義した場合、ALM は、要件の部分テストを実行するのに `15` 時間必要と計算します。
［テスト ポリシー (時間) ］グリッド | リスク・カテゴリおよび機能の複雑性カテゴリごとに要件のテスト・レベルを定義します。 レベルを定義するには、グリッドのセルの横にある矢印をクリックします。利用可能なテスト・レベルの中からテスト・レベルを選択します。利用可能なテスト・レベルは、［完全］、［部分］、［基本］、［なし］です。各テスト・レベルの横に、そのレベルで要件をテストするのに必要な予測時間 (定義されたテスト効果およびテスト・レベルに基づいたもの) が表示されます。

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
検索結果の改善のヒント... ALM ヘルプセンター ALM ヘルプセンター ALM ヘルプ 16.00 すべてローカル・ヘルプセンターの表示オンライン・ヘルプセンターの表示戻るブラウザ履歴で元に戻る進むブラウザ履歴で前に進む検索の強調表示を解除次のトピック次のトピックに移動前のトピック前のトピックに移動現在のトピックを印刷バージョン: