このページを共有

# ALM の SaaS への移行

この項では、ALM をオンプレミスから SaaS に移行する方法に関する重要な情報を提供します。ALM を SaaS 環境で実行することを計画している場合にのみ関連します。

このトピックの内容:

## 移行計画の概要

次の表は、Micro Focus SaaS 移行計画の概要を示しています。

フェーズ | お客様のアクション項目 | Micro Focus のアクション項目
--- | --- | ---
新しい ALM のセットアップ （1 ～ 2 週間） | 環境情報とデータベースの提供 プロジェクト数、規模、統合に関するインベントリ情報 ドライラン用のサンプル・プロジェクトの決定 MSI バンドルの作成、検証、デプロイ | キックオフ SOW のレビュー 新しい環境のプロビジョニング データの展開と形式に関するガイダンスの提供 レポート用のクエリの提供 FTP アカウントの提供 プロジェクト計画
データのアップロード （1 ～ 2 週間） | データの展開と圧縮 ドライブのアップロードと発送 「反復ステップ」 リモート・ネットワーク・ドライブのセットアップ MSI バンドルの作成、検証、デプロイ | データのダウンロード、展開、コピー データ形式の検証
サンプル・プロジェクトのアップグレード （1 ～ 3 週間） |  | サンプル・プロジェクトの復元とアップグレード スマート・リポジトリの最適化 他のデータベースから Oracle への変換 サニティ・チェックとリリース
ドライラン検証 （3 ～ 8 週間） | 移行およびアップグレードされたプロジェクトの検証 初期不具合修正、ガイダンス、文書化の実行 プロジェクトの検証 移行バッチと移行日の計画の開始と完了 無事に移行を成功させるための重要なステップ | サポートの提供 初期不具合修正 移行バッチと移行日の計画の開始と完了
製品のアップグレード （2 ～ 4 週間） | 展開前にチェックアウトされたエンティティがないことの確認 データの展開（それに応じて計画） 圧縮とアップロード 移行後の検証と修正の実行 テンプレートのリンクとプッシュ サインオフ 平日の移行 バッチ数での反復保留 | 技術的なバッチ移行およびアップグレードの実行 必要な修正の実行 アップグレード後のサポート 平日の移行 バッチ数での反復保留

注: これは、Micro Focus SaaS 移行プロジェクト計画の概要です。移行に伴う個々のタスクは、顧客の準備状況に基づきます。最終的なプロジェクト計画は、プロジェクトのキックオフ後に Micro Focus SaaS と顧客との間で合意されます。

先頭に戻る

## ALM 環境ダイアグラム

このダイアグラムは、ALM SaaS 環境と、ALM および顧客の AUT 環境との間で行われるやり取りを示しています。

先頭に戻る

## 移行タスク

SaaS 移行の詳細については、次の手順を参照してください。

- 「準備」

- 「データベースとリポジトリのサイズの取得」

- 「ALM/QC プロジェクトのエクスポート」

- 「ALM/QC ユーザの SaaS への移行」

- 移行に関する顧客へのアンケート

先頭に戻る

## 移行のセキュリティ情報

SaaS 移行に関連するセキュリティ情報については、次のドキュメントを参照してください。

- セキュリティ評価と監査保証書

- SaaS のセキュリティとコンプライアンスに関するホワイトペーパー

- 侵入テストの結果に関する非開示声明

- 個人情報保護に関する声明

先頭に戻る

https://admhelp.microfocus.com ALM 8942
検索結果の改善のヒント... ALM ヘルプセンター ALM ヘルプセンター ALM ヘルプ 17.0 すべてローカル・ヘルプセンターの表示オンライン・ヘルプセンターの表示戻るブラウザ履歴で元に戻る進むブラウザ履歴で前に進む検索の強調表示を解除次のトピック次のトピックに移動前のトピック前のトピックに移動現在のトピックを印刷バージョン: