このページを共有

# チーム計画バケット

チームバックログモジュールでは、計画バケットを使用して項目とタスクをチームメンバーに割り当てます。スプリント中に、チームメンバーの進行状況を確認することができます。

チーム計画バケットは、チームバックログの右側にある [チーム] ペインに表示されます。

バケットでは、リリース内のすべてのスプリントまたは選択されたスプリントに関する情報が表示されます。1つのバケットは、チームのメンバー1人を表します。

各チームメンバーのバケットには、次の情報が表示されます。

- 割り当てられた項目の合計数 (ストーリーポイントの数など)

- 進行中の項目の数

- 完了 (緑色) および進行中 (青色) としてマークされているタスクの合計時間

ヒント: バケットでチームメンバー名をクリックすると、そのユーザーの項目がグリッドで表示されます。

ALM Octaneでは、チームメンバーのバケットでチームメンバーの進行状況とキャパシティが時間単位で表示されます。

ALM Octaneでは、チームメンバー1人が1日あたり6時間作業することが想定されています。この数値は、チーム設定の [メンバー] タブで更新できます。スプリントの合計キャパシティは、1日あたりのキャパシティ (時間) に、スプリント内の作業日数を掛けて計算します。

バケットに期待される結果が表示されない場合は、次の内容を確認してください。

- チームメンバーにキャパシティが定義されているか

- 項目が正しい所有者に割り当てられているか

- ストーリーポイントが項目に割り当てられているか

- 項目にタスクが追加されているか

- タスクが正しい所有者に割り当てられているか

- 項目のタスクにかかる時間の見積もりを行っているか

https://admhelp.microfocus.com ALM Octane 8942
検索結果を改善するためのヒント... ALM Octaneヘルプセンター ALM Octaneヘルプ 15.1.90 すべて ローカルヘルプセンターを表示 オンラインヘルプセンターを表示 戻る ブラウザーの履歴内を戻る 進む ブラウザーの履歴内を進む 検索のハイライトを削除する 次のトピック 次のトピックに進む 前のトピック 前のトピックに戻る 現在のトピックを印刷 バージョン: